TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ

https://www.tuvanluatmienphi.net.vn

Bình Định: Sai phạm ‘be bét’ vụ kè 80 tỷ vừa làm xong đã tan nát

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, giám sát… liên quan đến nguyên nhân khiến đê kè gần 80 tỷ đồng bị hỏng ‘nát bét’.
Bình Định: Sai phạm ‘be bét’ vụ kè 80 tỷ vừa làm xong đã tan nát

   


Ngày 6.12, UBND tỉnh Bình Định vừa có kết luận nguyên nhân hư hỏng của đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), văn bản do ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký.

Thiết kế thiếu kinh nghiệm, thi công 'ẩu'

Theo kết luận, đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng SPQD, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do thiếu kinh nghiệm trong thiết kế các công trình kè đối với bãi ngang, bờ biển biến động mạnh nên chọn phương án tuyến chưa hợp lý, kết cấu thân kè, chân kè chưa đảm bảo chịu lực trực tiếp từ sóng biển. 

Các thông số sóng thiết kế, biện pháp gia cố chân và mái kè tại các vị trí xung yếu chưa được chú trọng, chỉ dẫn biện pháp kỹ thuật thi công không phù hợp… nên dẫn đến hư hỏng công trình.

binh dinh: sai pham ‘be bet’ vu ke 80 ty vua lam xong da tan nat hinh anh 1

Đê kè với vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng bị hỏng nát bét khiến người dân bức xúc

Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi (thuộc Tổng cục Thủy lợi) thiếu trách nhiệm trong thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Nhà thầu thi công (Công ty TNHH Tân Lập, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tự thay đổi biện pháp thi công (đào hở, đặt ống buy) cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường nhưng không trao đổi, bàn bạc với đơn vị thiết kế bằng văn bản để điều chỉnh biện pháp thi công và tổ chức giám sát chất lượng thi công kịp thời. Biện pháp thi công bêtông khối phủ các ống buy chưa bơm tiêu nước hố móng triệt để.

Giám sát… không giám sát

Đơn vị giám sát là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển Bình Định đã không tiến hành giám sát, lập biên bản báo cáo chủ đầu tư và các bên liên quan khi đơn vị thi công thay đổi biện pháp thi công, chưa thực hiện hết trách nhiệm.

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hoài Nhơn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án đã không phát hiện được những sai sót trong thiết kế, các thay đổi biện pháp thi công để báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 binh dinh: sai pham ‘be bet’ vu ke 80 ty vua lam xong da tan nat hinh anh 2

Chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến nguyên nhân khiến kè hư hỏng

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định phải chịu trách nhiệm về thẩm định dự án đầu tư và thiết kế cơ sở của công trình.

Ngoài ra, kết luận còn cho rằng nguyên nhân khách quan diễn biến bất thường của thời tiết năm 2016 và cơn bão số 12.2017 gây gió mạnh, sóng lớn vượt qua đỉnh kè gây thiệt hại cho nhiều kè biển dọc các tỉnh miền Trung.

Trước đó, Dân Việt đã từng thông tin công trình đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan có tổng chiều dài gần 2,4km. Đây là công trình do UBND huyện Hoài Nhơn làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tân Lập (huyện Hoài Ân) trúng thầu đơn vị thi công, với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Điều khá bất ngờ, dù đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, thế nhưng từ cuối năm 2016 tại đây đã xuất hiện hư hỏng, dày đặc các vết nứt, rất nhiều vị trí của bờ kè bị đổ sập.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước ngày 31.12

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Hoài Nhơn (chủ đầu tư dự án) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan bao gồm: chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, giám sát… UBND huyện Hoài Nhơn phải đề xuất xử lý sai phạm theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hư hỏng đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan, báo cáo cho UBND tỉnh Bình Định trước ngày 31.12.2018.

Nguồn tin: danviet.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây